آينه‌كاري رواق‌هاي حرم مطهر علوي در مرحله پايان

بنا بر دستورات توليت و شوراى آستان مقدس علوي شعبه ترميم عمارت پروژه ى ترميم و آينه كارى رواق هاى حرم مطهر را آغاز كرد و در حال حاضر به مراحل پايانى نزديك مى شود.

کد خبر: ۸۰۶۸

چهارشنبه - ۰۱ خرداد ۱۳۹۲ / 01 March 1392

عقیق:  شعبه ترميم عمارت وابسته به بخش مهندسى آستان مقدس علوي جهت ترميم بخش هاى مختلف عمارت اين استان تلاش هاى بسيارى را ارائه مى دهد. پروژه ى ترميم و آينه كارى رواق هاى حرم مطهر يكى از مهمترين پروژه هاى اين شعبه است.

مهندس علاء كاظم رئيس بخش مهندسى آستان مقدس علوي در رابطه با اين پروژه گفت: بنا بر دستورات توليت و شوراى آستان مقدس علوي شعبه ترميم عمارت پروژه ى ترميم و آينه كارى رواق هاى حرم مطهر را آغاز كرد و در حال حاضر به مراحل پايانى نزديك مى شود.

ذوالفقار نصار، مهندس ناظر بر اين پروژه در اين رابطه گفت: پروژه ى ترميم رواق هاى حرم مطهر طى مراحل مختلفى انجام گرفته است. در ابتدا قرار بود تنها آينه هاى قديمى و فرسوده تعويض گردد اما پس از رفع آينه كارى قديم ترك هاى بزرگى در ديوار رواق‌ها كشف شد.

وي افزود: همچنين حشره موريانه به صورت قابل توجهى در اين ديوارها رخنه كرده بود. لذا ترميم ترك‌ها و سمپاشى جهت از بين بردن موريانه بسيار ضرورى به نظر آمد. براى انجام اين كار ابتدا واحد سمپاشى با استفاده از سموم ضد موريانه تمامى ديوارها را سمپاشى كردند. سپس ديوارها با قطعات (PRC) و سيمان و گج پوشانده شد.

همچنين جهت استحكام بيشتر ديوارها از قالب هاى استيل و آهنى استفاده شد. و براى استحكام بيشتر مقرنص‌ها نيز از آهن و استيل استفاده شد. پس از آن مرحله آينه كارى شروع شد و سعى گرديد از نقش‌ها ى زيباترى از نقوش سابق استفاده شود.

نصار افزود: يكى از ويژگى هاى هنر آينه كارى در عمارت حرم مطهر استفاده از آينه هاى رنگى است و همين امر را در تجديد آينه كارى مد نظر قرار داديم. همچنين ابيات شعرى كه بروى كاشى سراميك نقش بسته بود و جلوه ى چندانى نداشت با آينه تعويض شد و همان ابيات بر روى آينه نقش بست.

مهندس ناظر بر اين پروژه در ادامه گفت: طى اجراى پروژه با مشكلات مختلفى مواجه بوديم. از جمله اين كه رواق مطهر همواره مكان تردد زائران بوده و آوردن مصالح را با مشكل مواجه مى ساخت. كما اينكه مكان پروژه يك مكان تاريخى به شمار مى رود و مى بايست حتى الامكان به جنبه تاريخى عمارت لطمه وارد نشود.

نصار پيرامون مدت اجراى پروژه گفت: زيارت هاى مليونى در مناسبت هاى مختلف سال باعث شده اين پروژه با تاخير زيادى مواجه شود. با اين وجود به مراحل خوبى رسيديم. مثلا آينه كارى ديوارهاى بخش شرقى عمارت به پايان رسيده و تنها رواق بالاى سر و نيمى از رواق زنانه باقى مانده است.

منبع:حج

211008