صحن حضرت زینب(س) در کربلا از اربعین ۹۸ به بهره‌برداری می‌رسد

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت که صحن حضرت زینب (س) از اربعین سال ۹۸ افتتاح و مورد استفاده زائران اربعین حسینی (ع) قرار می‌گیرد.

کد خبر: ۱۰۳۸۰۶

يکشنبه - ۳۰ دی ۱۳۹۷ / 30 October 1397

عقیق:درباره آخرین وضعیت اجرای پروژه صحن حضرت زینب (س) و زمان دقیق بهره‌برداری از این پروژه اظهار کرد: زمان‌بندی پروژه صحن حضرت زنیب (س) با 160 هزار متر زیربنا، 6 ساله بود که 3 سال از این مدت پشت سر گذاشته شده است.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با اشاره به مشکلات موجود در گودبرداری این پروژه افزود: با توجه به گذشت نیمی از مدت زمان اجرای پروژه، الان باید 50 درصد پیشرفت می‌داشتیم که به خاطر مشکلات فنی موجود، 42 الی 43 درصد پیشرفت فیزیکی داشتیم.

وی تاکید کرد: با توجه به برطرف شدن مشکلات فنی، عقب‌ماندگی 6 تا 7 درصدی را در سه ساله دوم باقی مانده از زمان پروژه جبران می‌کنیم.

پلارک با بیان اینکه صحن حضرت زینب(س) از اربعین سال 98 افتتاح و مورد استفاده زائران اربعین حسینی (ع) قرار خواهد گرفت، گفت: در حال حاضر احداث ساختمان‌های موزه، مضیف و خدماتی صحن حضرت زنیب (س) پایان یافته و طی ماه‌های آینده نیز سقف شبستان تکمیل و ان‌شاء‌الله اربعین سال آینده زائران امام حسین(ع) در این صحن مستقر می‌شوند مانند صحن حضرت زهرا(س) در حرم مطهر امام علی (ع) که از 3 سال پیش امکان استقرار زائران در آن فراهم شده است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات درباره آخرین وضعیت تکمیل پروژه زیرگذر حرم مطهر امام حسین (ع) نیز توضیح داد: پروژه زیرگذر حرم مطهر امام حسین(ع)، بخشی از پروژه صحن حضرت زینب (س) است که  پایان یافته و ظرف چند روز آینده امکان تردد زائران از میدان شهدا به خیابان باب‌القبله فراهم می‌شود تا در مواقع حوادث و بحران‌ها، جمعیت بتوانند خروج فوری داشته باشند.